Сергей Кузнецов
Форс-мажор

Первоначально, необходимо детерминировать понятие «форс-мажора», признаки, юридические квалификации и классификации.

Форс-мажор (от французского force majeure — «высшая сила») — это непредсказуемое и непредотвратимое событие, которое делает невозможным исполнение договорных обязательств.

В российском законодательстве используется термин «обстоятельства непреодолимой силы» (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Критерии форс-мажора

Чтобы обстоятельство признали форс-мажором, оно должно одновременно соответствовать нескольким критериям:

Чрезвычайность.

Событие должно быть исключительным, не являться обычным риском в конкретных условиях.

Непредотвратимость.

Ни одна из сторон не могла ни предотвратить само событие, ни устранить его последствия, даже при принятии всех разумных мер.

Непреодолимость.

Последствия события объективно делают исполнение обязательств невозможным.

Независимость от воли сторон. Обстоятельство не должно зависеть от действий или бездействия участников договора.

Что может быть признано форс-мажором

На практике к таким обстоятельствам относят:

стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, ураганы);

крупные техногенные аварии;

эпидемии и пандемии;

военные действия, вооружённые конфликты, террористические акты;

забастовки, локауты, бойкоты;

запретительные меры государственных органов (введение карантинов, закрытие границ, эмбарго, санкции).

Что не признаётся форс-мажором

Законодательство и судебная практика чётко определяют ситуации, которые не могут считаться форс-мажором:

финансовые трудности (отсутствие денег, кризис);

отсутствие на рынке нужных товаров;

нарушение обязательств со стороны контрагентов;

изменение валютного курса, девальвация;

дорожно-транспортные происшествия;

преступления (если компания могла предвидеть риск);

погодные явления, не являющиеся стихийным бедствием (обычный дождь не освобождает от ответственности).

Что делать при наступлении форс-мажора

Если обстоятельства наступили, рекомендуется действовать по шагам:

Уведомить контрагента.

Сделать это нужно как можно скорее, желательно в письменной форме с приложением подтверждающих документов.

Собрать доказательства.

Это могут быть справки от МЧС, метеослужб, официальные указы и т.д..

Обсудить дальнейшие действия.

Стороны могут договориться о новых условиях договора, его приостановке или расторжении.

Подтверждение форс-мажора

Для официального подтверждения можно обратиться в Торгово-промышленную палату (ТПП) за выдачей сертификата.

Для внутрироссийских договоров обращаются в региональные ТПП, для внешнеэкономических — в ТПП РФ.

Важно: ТПП не выдаёт сертификаты по внедоговорным отношениям и если одной из сторон является физическое лицо без статуса ИП.

Последствия

Если форс-мажор доказан, сторона освобождается от ответственности (неустойки, штрафов), но не от самих обязательств.

После устранения обстоятельств договор продолжает действовать, если это возможно.

Как прописать форс-мажор в договоре

Чтобы избежать споров, стороны могут заранее прописать в договоре, какие именно ситуации они считают форс-мажором, как уведомлять друг друга, какие документы предоставлять для подтверждения и что делать дальше.

Это помогает чётко регламентировать действия в кризисной ситуации.

Форс-мажорные обстоятельства в российском законодательстве и практике

Гражданское законодательство определяет - обязательства должны исполняться надлежащим образом, соответствовать условиям обязательства, требованиям закона и иных правовых актов.

Поскольку в любой момент присутствует вероятность наступления факторов, влияющих на должное исполнение обязанностей, то определение границ ответственности сторон становится необходимой задачей, чем и обусловлена актуальность данного исследования.

Тема обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в российском законодательстве получила существенное освещение в диссертационных исследованиях, что ещё раз подчёркивает устойчивый научный интерес к рассматриваемой проблематике.

Настоящая книга преследует цель проведение подробного анализа правовой природы и специфики института непреодолимой силы в российском гражданском законодательстве, изучение условий признания различных факторов обстоятельствами непреодолимой силы, последствий такого признания для договорных обязательств сторон, а также освобождение участников гражданско-правовых отношений от ответственности при наступлений объективно непредотвратимых событий.

Традиционно к обстоятельствам непреодолимой силы относят: природные катаклизмы, социальные факторы, технологические катастрофы, решения государственных органов, т.е. такие объективные факторы, которые в силу закона освобождают одну из сторон гражданско-правового обязательства от исполнения и ответственности. При этом должно быть учтено, что сторона не имела возможности предотвратить событие, либо устранить последствия своими силами, действовала добросовестно, при той степени заботливости и осмотрительности, которая от неё требовалась по характеру обязательства, условиям оборота и принимала возможные меры для надлежащего исполнения обязательства.

Согласно п. 3 ст. 401 Гражданского Кодекса Российской Федерации непреодолимая сила - это чрезвычайные и непредотвратимые при конкретных условиях обстоятельства, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательства.

Е.С. Каплунова предлагает возможное док-тринальное определение понятия непреодолимой силы: «непреодолимая сила, как разновидность объективного случая, представляет собой внешнее по отношению к поведению субъекта природное или социальное явление, объективная непре-дотвратимость (независимо от предвидения) последствий которого исключает юридическую ответственность».

Н.П. Коршунова определяет понятие непреодолимой силы следующим образом: «Непреодолимой силой признаются обстоятельства, возникающие после заключения договора независимо от волевого поведения либо связанные с ним, отвечающие критериям, установленным законом, и распространяющие свое действие на любого субъекта гражданского права, оказавшегося в зоне действия непреодолимой силы».

В российском законодательстве отсутствует чёткое юридическое определение понятия «форс-мажор».

Данный термин, сформировавшийся в деловой практике, используется для обозначения обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют исполнению договорных обязательств.

В рамках научных исследований ведётся разработка данной проблематики.

А.А. Андреев в диссертационном исследовании предлагает в целях оптимизации правоприменительной практики законодательно закрепить внешний характер непреодолимой силы в качестве её необходимого признака и дополнить п. 3 ст. 401 Гражданского Кодекса Российской Федерации абзацем 2 изложив его в следующей редакции: «Непреодолимая сила - это чрезвычайные, непредотвратимые обстоятельства, имеющие внешний характер по отношению к должнику, возникшие после заключения договора и влекущие за собой его нарушение».

В пункте 1 статьи 416 Гражданского кодекса Российской Федерации прописано: «обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает».

Фактическое отсутствие возможности выполнить обязательство, вне всякого сомнения, свидетельствует о том, что оно не зависит от воли или действий должника, и, следовательно, делает выполнение обязательства неосуществимым в соответствии с законодательством или договорными условиями, независимо от личного участия должника или привлечения им третьих лиц.

А.А. Андреев предлагает ввести в научный оборот понятие «договорная форс-мажорная оговорка» дополнив ст. 401 ГК РФ п. 5. Указанное научное определение даст возможность не признавать сторону ответственную за неисполнение какого-либо обязательства.

При этом необходимо будет доказать: неисполнение явилось результатом препятствия, находящегося вне её контроля; от неё нельзя было разумно ожидать в момент заключения договора принятия во внимание данного препятствия или его последствий для исполнения договора; она не могла разумно избежать или преодолеть такое препятствие или его последствия.

Обстоятельства непреодолимой силы традиционно характеризуются тремя определяющими признаками: чрезвычайность, непредотвра-тимость и непреодолимость.

О.Н. Захарова анализируя понятие непреодолимой силы, выделяет её существенные признаки: «внешний характер по отношению к деятельности ответственного лица, чрезвычайность обстоятельства, а также непредотвратимость последствий обстоятельства» и указывает: «Признак внешнего характера является обязательным для характеристики понятия непреодолимой силы, так как непреодолимая сила всегда, в отличие от случая, является обстоятельством внешним по отношению к деятельности ответственного лица».

Необходимо подчеркнуть, что возникновение форс-мажорных обстоятельств само по себе не влечёт автоматического прекращения обязательства должника, если после их устранения исполнение становится возможным.

В подобных ситуациях сторона, как правило, освобождается от необходимости возмещения убытков, уплаты неустойки и иных санкций, связанных с просрочкой исполнения обязательства (ст. 401, 405, 406, 417 ГК РФ).

В случае несоблюдения хотя бы одного из условий, упомянутых выше, сторона, безусловно, не может быть освобождена от ответственности за невыполнение обязательств.

К обстоятельствам непреодолимой силы, как правило, не относятся нарушения обязательств со стороны контрагентов должника, а также отсутствие необходимых товаров на рынке или недостаток денежных средств у должника и др.