# Особенные расчеты в сметном деле на проектно-изыскательские работы. Краткий обзор

Алла Игоревна Шелепова

Методическое пособие.

Краткий перечень документов и формул с пояснениями, почему расчет именно такой. Дополнительно, пример расчета на автоматизацию из соответствующего НЗ.

***

## Частные случаи расчета стоимости на проектные работы

Для ряда объектов расчет стоимости проектных работ будет осуществляться иными способами. Особенности в расчетах, как правило, прописаны в СБЦ для тех или иных объектов, либо рекомендованы разработчиком СБЦ ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроектом» в разъяснениях. На основании этого можно выделить несколько частных способов расчета:


НЗ №51/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, их конструктивных элементов и сооружений на них. 2025 г. Таблица 3.1. Автомобильные дороги технической категории I с четырьмя полосами движения п.1.1

Согласно п.22. При проектировании участка автомобильной дороги, имеющей в составе участки различной категории сложности проектирования, стоимость проектных работ определяется суммированием цен проектирования таких участков, рассчитанных по формуле (1):


С = ( · lx + b · lx) · Kп · Ипр (1),


где:

С – стоимость проектных работ для участка дороги соответствующей категории сложности проектирования, тысяч рублей;

L – общая протяженность участка автомобильной дороги соответствующей технической категории, километров;

lx – протяженность участков соответствующей категории сложности проектирования, километров;

а, b – параметры цены проектных работ для участка автомобильной дороги протяженностью L, приведенные в таблицах 3.1 – 3.8 главы III НЗ, тысяч рублей;

Kп – корректирующие коэффициенты, указанные в пункте 24 НЗ;

Ипр – индекс изменения сметной стоимости проектных работ.

Справка. В СБЦ , действовавшем до утверждения 51/пр, расчет для участка дороги производился по аналогичной формуле.


СБЦ «Объекты магистрального трубопроводного транспорта нефти» 2012 г.

Для определения стоимости при выборочном ремонте дефектов (таблица 6) согласно пункту 3.11.3 : «При количестве дефектов более одного в составе задания на проектирование каждый последующий дефект принимается с коэффициентом до 0,3 и базовая цена работ (Ц) определяется по формуле:

Ц = в х (1+(N-1) х до 0,3), где:

в – базовая цена работ в соответствии с таблицы 6 настоящего Справочника;

N – общее количество дефектов по заданию.»

СБЦ «Объекты водоснабжения и канализации» 2015 г.

При расчете стоимости кольцевых сетей по водоснабжению новых населенных пунктов и сетей по канализации новых населенных пунктов необходимо руководствоваться пунктами 2.16.1 и 2.17.1, включающих расчет по интерполяции для промежуточных значений расходов:

«2.16.1. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице № 16 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:

базовые цены для промежуточных расходов определяются интерполяцией при одной длине сети.

Справка. Формулы интерполяции из Методик приведены с учетом наличия показателя А при отсутствии показателя В. В Данном СБЦ в расчете участвуют оба показателя: А и В. Поэтому при сохранении интерполяционной логики расчет получается нетиповым.

2.17.1. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице № 17 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности: базовые цены для промежуточных расходов определяются интерполяцией при одной длине сети»

Таким образом, расчет по таблицам 16 и 17 данного СБЦ происходит следующим образом:

При условии расхода менее минимального табличного (Y<Y1)

((A1 + B1 * X) – ((A2 + B2 * X) – (A1 + B1 * X))/(Y2 – Y1) * (Y1 – Yзад) * 0.6) * Ктек

При условии расхода в межтабличном диапазоне (Yпред<Y<Yслед)

((((Aслед + Bслед * X) – (Aпред + Bпред * X)) / (Yслед – Yпред)) * (Yзад – Yпред) + (Aпред + Bпред * X)) *Ктек

При условии расхода свыше граничного максимального значение (Yn<Y)

((An + Bn * X) + ((An + Bn * X) – (An-1 + Bn-1 * X))/(Yn – Yn-1) * (Yзад – Yn) * 0.6) * Ктек

СБЦ «Железные дороги» 2014 г.

В данном СБЦ таблица 42 присутствуют объекты «Цифровые коммутационные станции» с жестко заданными табличными значениями, согласно Разъяснениям ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТ проект» по вопросам ГК Адепт, 2015 г., январь, Вопрос 2: для промежуточных значений используется интерполяция, для внетабличных (свыше максимального и менее минимального) – экстраполяция.

«СБЦ Железные дороги, 2014 г. Таблица 42. Какие Хмин, Хмакс установлены для расценок этой таблицы? Как производить расчет при значениях, отличных от табличных? Например, как рассчитать стоимость проектирования цифровых коммутационных станций при емкости 60 номеров, 20 номеров, 5000 номеров?

Ответ.

По таблице №42 «Цифровые коммутационные станции обще технологической телефонной связи» СБЦП 81-2001-09 «Железные дороги» изд. 2014 г. стоимость проектирования цифровых коммутационных станций при емкости 20 номеров рассчитывается по формуле экстраполяции в сторону уменьшения (см. Приложение № 1 к Методическим указаниям по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве изд. 2010 г.):

81,81 + 0,132 (0,4×32 + 0,6×20)=85,08 тыс. руб.

Стоимость проектирования цифровых коммутационных станций при емкости 60 номеров рассчитывается по формуле интерполяции исходя из цены 32-х и 64-х номеров: