Хрестоматия для начинающего специалиста по государственным закупкам
Учебно-методическое пособие. Часть 2. Осуществление закупочных процедур

Автор-составитель Ю. В. Чижова

ISBN 978-5-0059-1578-8 (т. 2)

ISBN 978-5-0059-1535-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие ко второй части издания

Учебно-методическое пособие «Хрестоматия для начинающего специалиста по государственным закупкам» составлена для обучающихся и слушателей профессиональных программ, а также для тех, кто только-только начинает работу в госзакупках. Материалы, входящие в «Хрестоматию…» подобраны, скомпонованы и представлены в издании для использования в учебных целях. Для удобства читателей книга поделена на три части:

Первая часть – «Обеспечение механизма контрактной системы»;

Вторая часть – «Осуществление закупочных процедур»;

Третья часть – «Исполнение контракта и контроль действий участников контрактной системы».

В предлагаемой вашему вниманию второй части «Хрестоматии…», получившей название «Осуществление закупочных процедур», подробно рассмотрены вопросы планирования – порядок, сроки, обоснование закупок и определение НМЦК. Отдельно приводятся общие правила осуществления закупок, такие как: требования к участникам закупки, к техническому заданию и составлению описания объектов закупки, а также порядок подачи и критерии оценки заявок. Раскрыты обеспечительные и антидемпинговые меры при осуществлении закупок. Большое внимание уделено способам закупки в контрактной системе: подробнейше описаны процедуры осуществления закупок – электронный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок в электронной форме. Даны пошаговые алгоритмы реализации основных действий. Обзор закупочных процедур завершается рассмотрением порядка заключения контракта, включая банковское сопровождение контракта.

Вторая часть учебно-методического пособия призвана помочь специалисту в сфере закупок при выполнении следующих трудовых действий:

1) осуществление процесса предварительного сбора данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги;

2) составление планов и обоснование закупок;

3) подготовка закупочной документации;

4) осуществление процедур закупок.

5) обработка результатов закупки и заключение контракта.

Для использования «Хрестоматии…» в учебном процессе, после каждого раздела приводятся тесты для самопроверки знаний. Ответы на задания спрятаны в конце книги.

Данное учебно-методическое пособие также может оказаться полезным для преподавателей, методистов и руководителей учебных центров при организации учебного процесса по дополнительным профессиональным программам в сфере закупок.

Материалы «Хрестоматии…» скомпонованы в соответствии с учебным планом авторской дополнительной профессиональной программы «Специалист по государственным закупкам», 288 ак. ч. – именно поэтому разделы во второй части издания начинаются не с первого, а с пятого порядкового номера. Программа курса профпереподготовки, вместе с такими важными не только для преподавателей, но и для слушателей элементами учебно-методического комплекта документации, как:

– схемы и иллюстрации для проведения теоретических занятий;

– словарь терминов и понятий по курсу;

– задания и тесты с ответами для проведения практических и итоговых занятий, —

опубликована в моем пособии «Профессия – специалист по государственным закупкам» (Издательские решения, Ridero, 2022).

Учебно-методическое пособие «Профессия – специалист по государственным закупкам» (Издательские решения, Ridero, 2022) можно приобрести в магазине «Ридеро» (выгодные условия), в библиотеке «ЛитРес» и ее магазинах-партнерах, а также заказать на маркетплейсах «Ozon.ru», «Wildberries», «AliExpress».

В конце предисловия ко второй части издания я, как преподаватель профессионального обучения, хочу порекомендовать каждому начинающему специалисту иметь на своем рабочем столе вспомогательный справочный материал по теории и процедурам выполнения трудовых действий.

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Тема 10. Порядок и сроки планирования

Вопросы:

Планирование по плану-графику

Размещение плана-графика в ЕИС (по закону №44-ФЗ)¹

1. Планирование по плану-графику

Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусматривает, что каждая государственная и муниципальная закупка должна быть запланирована.

Особенности планирования закупок в рамках государственного оборонного заказа устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и в данном курсе рассматриваться не будут.

Все заказчики, независимо от того, по какому закону они работают – по 44-ФЗ или по 223-ФЗ, обязаны разрабатывать план-график (ПГ), который необходимо разместить в ЕИС. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

В ПГ включаются:

1) идентификационные коды закупок;

2) наименование объекта и (или) наименования объектов закупок;

3) объем финансового обеспечения для осуществления закупок;

4) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;

5) информация об общественном обсуждении закупок

6) иная информация.

Правительством Российской Федерации устанавливаются (ПП №1279)²:

1) требования к форме планов-графиков;

2) порядок формирования, утверждения планов-графиков, внесения изменений в такие планы-графики;

3) порядок размещения планов-графиков в единой информационной системе, на официальном сайте.

ПГ формируется в форме электронного документа и утверждается посредством подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

ПГ включает информацию о закупках, извещения об осуществлении которых планируется разместить, приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется направить в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируются к заключению в течение указанного периода.

ПГ формируются на срок, соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ на очередной финансовый год и плановый период, закона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ, законов субъекта РФ о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов, муниципального правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете. В ПГ включается с учетом положений бюджетного законодательства РФ информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода.

Государственный или муниципальный заказчик формирует ПГ в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы РФ. ПГ утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

ГУПы, МУПы формируют план-график при планировании своей финансово-хозяйственной деятельности. ПГ утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности.

Планы-графики подлежат изменению при необходимости в случаях:

а) предусмотренных п. 8 ст. 16 Закона №44-ФЗ;

б) уточнения информации об объекте закупки;

в) исполнения предписания органов контроля, указанных в ч. 1 ст. 99 Закона №44-ФЗ;

г) признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся;

д) расторжения контракта;

е) возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно.

Внесение изменений в ПГ может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом либо в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – не позднее чем за один день до дня заключения контракта.

При внесении изменений в ПГ в ЕИС размещается новая редакция плана-графика с указанием даты внесения таких изменений. Датой внесения изменений считается дата утверждения таких изменений.

2. Размещение плана-графика в ЕИС (по закону №44-ФЗ)

В 2022 году для размещения плана-графика в ЕИС необходимо выполнить следующие действия³:

1) Авторизоваться на официальном сайте в личном кабинете.

2) Сформировать регистр.

3) Заполнить все необходимые позиции. Для каждого заказа создается новый элемент.

4) Добавить сопроводительные документы.

5) Проверить информацию, подписать ЭЦП и отправить на финансовый контроль.

Вместе с графиком закупок заказчики формируют план финансово-хозяйственной деятельности (бюджетные и автономные организации) или бюджетную смету (казенные учреждения).

План формируется в течение 10 рабочих дней после доведения лимитов бюджетных обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (ч. 6 ст. 16 44-ФЗ). Заказчик сможет разместить плановые документы раньше, но позже – нельзя. За нарушение срока публикации ПГ ответственному сотруднику грозит штраф – от 5000 до 30 000 рублей (ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ).

В ПП №1279 от 30.09.2019 определено, сколько времени есть у заказчика, чтобы опубликовать план-график в ЕИС после его утверждения, – не больше 10 рабочих дней после доведения объемов прав в денежном выражении или утверждения ПФХД. Порядок №1279 закрепляет актуальный бланк плана и правила его заполнения, внесения изменений, согласования, утверждения и публикации.

Заказчики на федеральном уровне публикуют план-график в «Электронном бюджете» (п. 19 ПП №1279). Утвержденный регистр отражается в Единой информационной системе через функцию интеграции с подсистемой планирования ЭБ.

Для размещения ПГ через «Электронный бюджет», выполните следующий алгоритм.

Зайдите в раздел планирования и выберите блок «Версии плана-графика».

Сформируйте новый план.

Присвойте регистру статус «Черновик» и продолжайте работать с ним.

Теперь необходимо добавить позиции на сайт закупки через «Электронный бюджет». Кликните по рабочей версии правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать».

Сформируйте позиции плана через раздел «Закупки». Для каждого заказа создайте новый элемент.

Сформируйте информацию о планируемой закупке.

Как только заполните все позиции, отправьте план-график на согласование.

После согласования передайте план на утверждение.

План не утвердят, если к моменту его формирования заказчик не утвердил бюджетную смету. Каждая плановая позиция (в том числе коды бюджетной классификации) формируется в полном соответствии со сметными показателями и утвержденными КБК. Как только план утвердят, редактируйте статус локального документа и измените его на «Утверждено».

Заказчики на уровне субъекта и муниципального образования публикуют план-график в Единой информационной системе (п. 20 порядка №1279).

Казначейство (или иной контролирующий орган) проверяет регистр планирования не позднее следующего рабочего дня после получения документа. По факту успешной проверки заказчик получает уведомление, а при обнаружении ошибок – протокол несоответствий. Если в плане обнаружены ошибки, его не опубликуют, за исключением случаев, указанных в п. 16 правил из ПП №1193⁴. Все закупки с исполнением, превышающим плановый период, необходимо подтверждать и сопровождать специальной формой для контролирующих органов (пп. «б» п. 17 ПП №1193).

В пользовательских нормативах указано, где заказчик обязан разместить утвержденный план-график, – в ЕИС. Все опубликованные плановые документы организаций доступны в разделе «Планирование» ЕИС.

Для заказчиков регионального и муниципального подчинения доступна еще одна форма, где заказчики вправе размещать планы закупок, – региональные программы и сервисы, интегрированные в Единую информационную систему.

Тема 11. Нормирование закупок

Вопросы:

Сущность, цель и правовое регулирование нормирования в сфере закупок⁵

Особенности разработки документов по нормированию⁶

1. Сущность, цель и правовое регулирование нормирования в сфере закупок

Под нормированием в сфере закупок понимается установление требований (к количеству, качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам товаров, работ, услуг), позволяющих обеспечить государственные и муниципальные нужды, но не приводящих к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши.

Один из базовых принципов контрактной системы в РФ – обеспечение эффективности расходования денег из бюджетов всех уровней. Это правило объясняет, с какой целью предусмотрено нормирование закупок – не допустить закупку заказчиками товаров:

– по завышенной цене;

– с неадекватными потребительскими свойствами.

Например, исключено приобретение предметов роскоши. Основная задача этой системы – обеспечить идеальный баланс между потребностями заказчиков, которые обеспечиваются с помощью закупок, и экономным отношением к бюджетным средствам.

Хотя требования к нормированию законом о контрактной системе установлены, однако понятие «роскошь» в законе не содержится. Отдельной нормы, указывающей на ответственность за приобретение предметов роскоши, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не имеется. Однако ст. 7.29.3 КоАП указывает на ответственность при закупках предметов, не соответствующих целям осуществления закупок и установленным нормативным затратам, а также цены, в отношении которой обоснование не соответствует требованиям законодательства, – штраф в размере от 20 000 до 50 000 руб.

Одновременно с этим в Уголовном кодексе закреплены санкции за нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1).

Общие (универсальные) требования к нормированию установлены следующими документами:

1) Общие правила определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам ТРУ (в том числе предельных цен ТРУ), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 02.09.2015 №926⁷;

2) Постановление Правительства РФ от 13 октября 2014 г. №1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов»⁸;

3) Постановление Правительства от 18 мая 2015 г. №476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»⁹.

Базовым документом в сфере нормирования закупок является закон №44-ФЗ. В ст. 19 этого закона дано определение, указано, кто устанавливает правила нормирования в сфере закупок и описана его система.

В России принято 3 уровня регулирования¹⁰:

1. Правительство определяет общие правила, обязательные для всех заказчиков на территории страны. В компетенцию правительства входит регулирование общих требований к документам, издаваемым в этой области, установление требований к отдельным видам ТРУ, в том числе к их предельной стоимости, формирование нормативных затрат на обеспечение работы госорганов.

2. Ведомственный уровень включает правительство и региональные власти и местные администрации. Эти органы конкретизируют общие правила, издаваемые ими документы распространяются на все органы власти, находящиеся в их ведении.

3. Отраслевой уровень, предельно конкретизированный, находится в ведении отдельных органов государственной и местной власти. Они разрабатывают правила для своих подведомственных учреждений.

На муниципальном уровне по закону №44-ФЗ местная администрация должна установить правила нормирования, утвердив хотя бы один из следующих актов:

– требования к закупаемым муниципальными органами, их территориальными органами, подведомственными казенными, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями товарам (работам, услугам);

– нормативные затраты на обеспечение функций муниципального органа и подведомственных ему казенных учреждений.

Принятые акты необходимо разместить в ЕИС.

Муниципальные заказчики, не являющиеся муниципальными органами, документы о нормировании не разрабатывают.

2. Особенности разработки документов по нормированию

Разрабатывая нормативные акты в этой сфере, следует помнить о таких правилах¹¹:

– на ведомственном и отраслевом уровне учитывают положения всех вышестоящих уровней. Например, разрабатывая ведомственный перечень закупаемых товаров, работ и услуг, необходимо учитывать положения Общего перечня, утвержденного правительством. Ведомственный список включает в себя все ТРУ из Общего перечня, а устанавливаемые в нем характеристики не превосходят те, что установлены правительством. Так, если на федеральном уровне установлена предельная цена на тот или иной товар, предельная цена на тот же товар в ведомственном перечне допускается меньше, но не больше;

– нормативные расходы на обеспечение функционирования госорганов рассчитываются на основании установленной правительством методики, и только если в ней отсутствует принцип расчета норматива по конкретному товару, он рассчитывается разработчиком документа самостоятельно.

Документы подлежат обязательному общественному обсуждению. Для этого разработчик документа публикует его проект в ЕИС. Обсуждение длится не менее пяти рабочих дней.

Часть 6 статьи 19 44-ФЗ уточняет, подлежат ли размещению в единой информационной системе правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг – да, подлежат. Правила публикации документов в ЕИС описаны в постановлении правительства №479 от 19.05.2015. В нем сказано, что в результате общественного обсуждения проекта заказчик вправе внести в документ изменения, и в какой срок со дня принятия правовые акты по нормативным затратам и требованиям должны размещаться в ЕИС – в течение семи рабочих дней.

Обнародование принятых документов – это обязанность субъектов, которые эти документы разрабатывают. В случаях, когда орган, размещающий правила нормирования, пренебрегает этой обязанностью, его привлекают к административной ответственности по ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ. А несоблюдение требований нормирования чревато для заказчика административной ответственностью по ч. 1 ст. 7.29.3 КоАП РФ. Контроль за их соблюдением осуществляют органы внутреннего финансового контроля.

Одна из обязанностей всех заказчиков при планировании своей закупочной деятельности – это проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок, которые на данного заказчика распространяются. Получить актуальную информацию о действующих в отношении себя правилах заказчик вправе напрямую от своего учредителя – главного распределителя бюджетных средств, в ведении которого находится заказчик. Либо необходимая информация доступна в ЕИС, в меню «Планирование» на главной странице портала, а затем на вкладке «Правила нормирования в сфере закупок».

Дополнительные разъяснения по вопросу о нормировании содержатся в Письме Минфина №24-01-06/61190 от 13.08.2019. Например, там приводятся такие рекомендации:

– утверждайте характеристики, отличные от предусмотренных в основном перечне, но не забудьте в ведомственный перечень включить обоснование таких действие. В ведомственный перечень включайте и иные товары (работы, услуги).

– нормативные затраты не утверждайте в отношении товаров (работ, услуг), которые не закупают федеральный госорган, его территориальные органы и подведомственные ему казенные учреждения. Такие затраты утверждайте для товаров (работ, услуг), полномочия по закупке которых федеральный госорган передал подведомственным учреждениям.

Тема 12. Процедура обоснования закупок и определение НМЦК

Вопросы:

Необходимость обоснования закупок¹²

Понятие начальной максимальной цены контракта

Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен

Определение НМЦК нормативным методом

Тарифный метод определения НМЦК

Проектно-сметный метод определения НМЦК

Расчет НМЦК затратным методом

1. Необходимость обоснования закупок

Все закупки необходимо обосновывать. Обоснованной считается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей 19 («Нормирование в сфере закупок») и 22 («НМЦК…») закона №44-ФЗ.

Обоснование закупок готовится в отдельном приложении к плану-графику по каждому объекту закупки, которое составляется в табличной форме. Утверждённые формы таблиц с пояснениями носят в некотором смысле обобщённый вид. У заказчика есть право на самостоятельно определить, какой комментарий к НМЦК будет приемлемым для представления в таблице (Письмо Минэкономразвития РФ от 26 октября 2016 г. № Д28и-2944¹³).

Проекты планов-графиков следующих заказчиков:

– государственных заказчиков, действующих от имени РФ;

– ФБУ, ФАУ, ФГУП, иных юридических лиц в случае передачи им в соответствии с БК РФ полномочий государственного заказчика;

– государственных заказчиков, действующих от имени субъекта РФ, или муниципальных заказчиков;

– бюджетных, автономных учреждений, созданных субъектом РФ или муниципальным образованием, ГУП субъекта РФ или МУП, иных юридических лиц в случае передачи им в соответствии с БК РФ полномочий государственного, муниципального заказчика, —

формируются на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, формируемых при составлении проекта бюджетной сметы таких заказчиков как получателей бюджетных средств в соответствии с БК РФ.

Проекты планов-графиков закупок, проводимых (за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с ч. 2, 6 ст. 15 закона №44-ФЗ) федеральными, субъекта РФ или муниципальными бюджетными учреждениями, формируются на основании обоснований (расчетов) плановых показателей выплат, формируемых при составлении проектов планов финансово-хозяйственной деятельности таких заказчиков в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях»¹⁴.

Пояснению НМЦК следует уделить особенное внимание. Согласно п.1 ст. 22 закона №44-ФЗ, нужно не только указать начальную цену контракта, но и привести обоснование метода определения НМЦК в плане графике. Последствия за неправильно составленный комментарий к НМЦК могут быть достаточно серьезными¹⁵. В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП)¹⁶ за необоснованную цену установлено наказание в размере от 20 000 до 50 000 рублей (ч. 1 ст. 7.29.3 КоАП). А если заказчик нарушит порядок или форму пояснения НМЦК, ему грозит штраф в размере 10 000 руб. (ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ).

Оценка обоснованности осуществления закупок проводится также в ходе мониторинга закупок, аудита в сфере закупок и контроля в сфере закупок.

В случае признания планируемой закупки необоснованной органы контроля выдают предписания об устранении выявленных нарушений законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и привлекают к административной ответственности лиц, виновных в нарушениях.

2. Понятие Начальной максимальной цены контракта (НМЦК)

Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) – это предельное значение цены, которое указывается в извещении о проведении закупки, документации о закупке, приглашении принять участие в закрытой закупке. Такая цена устанавливается при определении поставщика конкурентным способом.

Цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком – это фиксированное значение цены, определенное и обоснованное заказчиком.

НМЦК и цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком, определяются и обосновываются заказчиком посредством применения одного или нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

2) нормативный метод;

3) тарифный метод;

4) проектно-сметный метод;

5) затратный метод.

Обоснование НМЦК – обязательный элемент планирования и дальнейшего осуществления процедуры закупки, предусмотренный законом о контрактной системе. Во исполнение п. 20 ст. 22 Закона №44-ФЗ Минэкономразвития разработало Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком¹⁷.

Письменное обоснование НМЦК должно содержать:

– основные характеристики объекта закупки;

– метод (методы) обоснования и определения НМЦК;

– обоснование использования выбранного метода (методов);

– реквизиты документов, на основании которых выполнялись расчеты НМЦК;

– расчет НМЦК;

– дату подготовки обоснования.

Согласно указанным Методическим рекомендациям, обоснование НМЦК заключается в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет. При этом в обосновании НМЦК, которое подлежит размещению в открытом доступе в сети «Интернет», не указываются наименования поставщиков, представивших соответствующую информацию. Оригиналы использованных при определении, обосновании НМЦК документов, снимки экрана («скриншот»), содержащие изображения соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования, целесообразно хранить с иными документами о закупке (ч. 15 ст. 53, ч. 13 ст. 90 Закон №44-ФЗ – не менее 3 лет, а по крупным поставкам и наиболее важным работам, услугам – постоянно).

Письменное обоснование НМЦК целесообразно составлять до утверждения плана-графика закупок, в связи с тем, что Обоснование размера НМЦК в отношении каждой закупки, указываемого в плане-графике, определённого в соответствии со ст. 22 Закона №44-ФЗ, прилагается к плану-графику.

Так же, как и Закон №44-ФЗ, Методические рекомендации позволяют определить НМЦК с помощью одного или нескольких из ранее названных методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) – является основным;

2) нормативный метод;

3) тарифный метод;

4) проектно-сметный метод;

5) затратный метод.

Если это невозможно, заказчик имеет право использовать иные методы. При этом требуется обязательно включить в документ обоснование невозможности применения основных.

В Методических рекомендациях указывается последовательность действий, которую необходимо сделать в целях осуществления закупки:

– определить потребность в конкретном товаре и перечень требований к нему;

– провести исследование рынка путем изучения общедоступных источников информации;

– сформировать описание объекта;

– проанализировать наличие нормативно-правовых актов в отношении планируемых к закупке групп товаров;

– установить применимый метод и сформировать обоснование.

3. Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен

Метод сопоставимых рыночных цен заключается в установлении начальной (максимальной) цены контракта на основании информации о рыночных ценах идентичной продукции, планируемой к закупкам, или при ее отсутствии однородных товаров, работ, услуг, при этом информация о ценах должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Вопрос об идентичности или однородности товаров, работ и услуг заказчики решают самостоятельно, руководствуясь Методическими рекомендациями (п. 3.5, 3.6 Методических рекомендаций).

В целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен рекомендуется использовать не менее трех вариантов цен товара (работы, услуги), предлагаемых различными поставщиками (п. 3.19 Методических рекомендаций).

При применении данного метода используются:

1) общедоступная информация о рыночных ценах товаров (работ, услуг) в соответствии с ч. 18 ст. 22 Закона №44-ФЗ;

2) информация о ценах товаров (работ, услуг), полученная по запросу заказчика от поставщиков, осуществляющих поставки идентичных товаров (работ, услуг), планируемых к закупке, а при их отсутствии – однородных товаров (работ, услуг);

3) информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров (работ, услуг) в ЕИС (на официальном сайте);

4) обоснованные заказчиком коэффициенты или индексы для перерасчета цен товаров (работ, услуг) с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг (перечень и значимость коэффициентов определяются заказчиком экспертным путем).

При использовании метода сопоставимых рыночных цен заказчику рекомендуется осуществить следующие действия (пп. 3.7—3.22 Методических рекомендаций):

1) изучить рынок с целью определения товаров (работ, услуг), наиболее полно соответствующих описанию объекта, предполагаемого к закупке;

2) выявить товары (работы, услуги), идентичные объекту закупки, при их отсутствии – однородные товары (работы, услуги);

3) направить потенциальным поставщикам запрос о предоставлении ценовой информации;

4) разместить запрос в ЕИС (на официальном сайте);

5) осуществить поиск ценовой информации в реестре контрактов;

6) провести сбор и анализ общедоступной ценовой информации;

7) отобрать документы и сведения, которые содержат всю необходимую информацию для определения НМЦК;

8) провести в случае необходимости корректировку выявленных цен товаров (работ, услуг) по формуле, приведенной в п. 3.19 Методических указаний;

9) проверить однородность ценовой информации.

Расчет НМЦК производится по формуле, указанной в п. 3.21 Методических рекомендаций. Пример расчета НМЦК методом сопоставимых рыночных цен с использованием общедоступной ценовой информации, которая содержится в реестре контрактов, заключенных заказчиками, приведен в Приложении №3 к Методическим рекомендациям.

4. Определение НМЦК нормативным методом

Нормативный метод заключается в расчете НМЦК на основе требований к закупаемым товарам (работам, услугам), определенных в соответствии со ст. 19 Закона №44-ФЗ (нормирование в сфере закупок), если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров (работ, услуг) (ч. 7 ст. 22 Закона №44-ФЗ).

Указанный метод может применяться для определения НМЦК совместно с методом сопоставимых рыночных цен. При этом полученная НМЦК не может превышать значения, рассчитанного на основании нормативного метода (п. 4.4 Методических рекомендаций).

При применении данного метода используется информация о предельных ценах товаров (работ, услуг), размещенная в ЕИС (на официальном сайте).

Расчет НМЦК нормативным методом производится по формуле, указанной в п. 4.2 Методических рекомендаций.

5. Тарифный метод определения НМЦК

Тарифный метод применяется в том случае, если в соответствии с законодательством РФ цены закупаемых товаров (работ, услуг) подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами (ч. 8 ст. 22 Закона №44-ФЗ).

Тарифный метод не рекомендуется применять к ценам товаров, работ, услуг, закупки, поставки или продажа которых осуществляются по ценам не ниже установленных в соответствии с законодательством РФ (п. 5.1 Методических рекомендаций).

При применении указанного метода используются предельные цены (тарифы), принятые (утвержденные) в установленном порядке постановлениями, распоряжениями, приказами, иными правовыми актами органов государственной власти, местного самоуправления, которые уполномочены на регулирование цен в соответствующей сфере деятельности.

Расчет НМЦК тарифным методом производится по формуле, указанной в п. 5.2 Методических рекомендаций.

6. Проектно-сметный метод определения НМЦК

Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, в следующих случаях (ч. 9, 9.1 ст. 22 Закона №44-ФЗ):

1) при заключении контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства;

2) при заключении контракта на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, за исключением научно-методического руководства, технического и авторского надзора за ними;

3) при заключении контракта с единственным поставщиком на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.

Этот метод используется в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ или реставрационными нормами и правилами.

При применении данного метода используются:

1) проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством РФ (п. 6.1 Методических рекомендаций);

2) сведения о ценах, которые рассчитываются с использованием индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, определяемых Минэкономразвития России в рамках разработки прогноза социально-экономического развития РФ;

Достоверность определения сметной стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения объекта капитального строительства проводится вне зависимости от обязательности проведения государственной экспертизы проектной документации, если данные работы планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета (п. 6.2 Методических рекомендаций);

4) информация об объемах капитальных вложений на реализацию инвестиционных проектов (предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства РФ либо решением главного распорядителя бюджетных средств), которые связаны со строительством, реконструкцией объектов капитального строительства с использованием средств федерального бюджета. Такие средства предусматриваются в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) (п. 6.3 Методических рекомендаций).

Если по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства сметная стоимость объекта не превышает объема капитальных вложений, то НМЦК на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства с использованием средств федерального бюджета в рамках ФАИП формируется исходя из указанной сметной стоимости (п. 6.4 Методических рекомендаций).

Расчет НМЦК проектно-сметным методом производится по формуле, указанной в п. 6 Методических рекомендаций.

7. Расчет НМЦК затратным методом

Затратный метод используется в случае невозможности применения метода сопоставимых рыночных цен, нормативного, тарифного, проектно-сметного методов или в дополнение к этим методам. Данный метод заключается в определении НМЦК как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров (работ, услуг), расходы на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты (ч. 10 ст. 22 Закона №44-ФЗ).

Расчет НМЦК затратным методом производится по формуле, указанной в п. 7 Методических рекомендаций. Пример расчета приведен в Приложении №4 к Методическим рекомендациям.

Если в рамках одной закупки (одного лота) предполагается закупка технологически и функционально связанных товаров (работ, услуг), то НМЦК может быть рассчитана на основании информации о цене всего объекта закупки (лота) либо как сумма цен всех включенных в объект закупки (в один лот) товаров (работ, услуг), которые определяются в соответствии с Методическими рекомендациями (п. 1.9 Методических рекомендаций).

Заказчик обязан по всем закупкам включить сведения о НМЦК, полученной по результатам расчета, который произведен в соответствии со ст. 22 Закона №44-ФЗ, в план-график размещения заказов, за исключением закупок, которые планируется осуществить на основании п. 7 ч. 2 ст. 83 и п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ.

При подготовке к проведению конкретной закупки заказчику следует проверить актуальность: 1) описания объекта закупки; 2) цен товаров (работ, услуг), на основании которых рассчитывалась НМЦК, и в случае выявления в ценовой информации изменений, влияющих на размер НМЦК, который указан в утвержденном плане-графике, заказчику необходимо составить новое письменное обоснование НМЦК.

Заказчик включает сведения о НМЦК и ее обоснование в закупочную документацию с учетом выбранного способа определения поставщика и установленного порядка отражения НМЦК в документации в зависимости от особенностей закупки.

Тема 13. Национальный режим при осуществлении закупок

Вопросы:

Национальный режим при осуществлении закупок по закону №44-ФЗ¹⁸

Национальный режим в госзакупках по закону №223-ФЗ

1. Национальный режим при осуществлении закупок по закону №44-ФЗ

Чтобы защитить внутренний рынок РФ и поспособствовать развитию отечественной экономики, 44-ФЗ и 223-ФЗ предусматривают национальный режим при осуществлении закупок.

Национальный режим в госзакупках¹⁹ – это создание благоприятных условий в сфере закупок для производителей отечественного рынка и государств-участников определенных международных договоров РФ. На равных условиях с товарами российского происхождения в госзакупках фигурирует продукция государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В него входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан.

Применение национального режима при осуществлении закупки обязательно. Национальный режим при осуществлении закупок 44-ФЗ предусматривает три блока:

– запреты;

– ограничения;

– условия допуска.

Регулярно проводится введение или отмена новых закупочных запретов, ограничений и условий допуска, их необходимо постоянно проверять в справочных системах. К примеру, приведем некоторые постановления, регулирующие национальный режим, которые сохранили свое действие на начало 2022 года.

Запрет при госзакупках применяется к закупке программного обеспечения (Постановление №1236 от 16.11.2015²⁰, действующее, дата проверки 15.04.2022), Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.11.2015 №1296²¹ (действующее, дата проверки 15.04.2022) запрещена к ввозу в РФ некоторая сельскохозяйственная продукция, страной происхождения которой является Турецкая Республика.

Под ограничением допуска подразумевается, что заказчик принимает решение о допуске к госзакупке иностранных заявок при соблюдении определенных условий. К примеру, заявки, которые содержат предложение о поставке иностранного товара, могут быть допущены к аукциону, если на отечественном рынке имеется только один производитель нужного товара, или при подаче заявок, которые содержат только иностранный товар.

Под ограничения попадают медицинские изделия (Постановление от 05.02.2015№102 (действующее, дата проверки 15.04.2022)), лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (Постановление от 30.11.2015 №1289 (действующее, дата проверки 15.04.2022)), отдельные виды пищевых продуктов (от 22.08.2016 №832 (действующее, дата проверки 15.04.2022)). Актуальность данных постановлений также необходимо постоянно проверять: например, в 2021 году Постановлением №1432 от 28.08.2021 (действующее, дата проверки 15.04.2022) из перечня по постановлению правительства №102 от 05.02.2015 исключили эндоскопические комплексы, томографы, рентгены, маммографы, инкубаторы для новорожденных и проч. Часть позиций перенесли в перечень импорта, на которые распространяются ограничения допуска по ПП №616 от 30.04.2020 (действующее, дата проверки 15.04.2022).

Также в 2021 году был расширен список импорта, на который установлены запреты: например, ПП №1432 от 28.08.2021 (действующее, дата проверки 15.04.2022) в перечень по постановлению правительства №616 от 30.04.2020 добавлены электронные схемы, компьютерная техника, светильник и прочие товары, которые ранее закупались с ограничениями.

Постановлением Правительства №1432 от 28.08.2021 (действующее, дата проверки 15.04.2022) введено правило «второй лишний» для обновленного перечня импортной радиоэлектроники и медизделий по ПП №102 от 05.02.2015, которые подпадают под ограничения допуска. Этим же постановлением изменены правила работы с КТРУ, утвержденные ПП №145 от 08.05.2017 (действующее, дата проверки 15.04.2022): при закупке заказчикам запрещено указывать дополнительные параметры продукции, подпадающей под действие запретов по ПП №616 от 30.04.2020 и ограничений по ПП №878 от 10.07.2019 (действующее, дата проверки 15.04.2022).

Постановлением Правительства №336 от 06.03.2021 (действующее, дата проверки 15.04.2022) расширен перечень импортных медизделий, для которых установлены ограничения: теперь в него входят тонометры, аппараты УЗИ, микроскопы и проч. А ПП №76 от 28.01.2021 (действующее, дата проверки 15.04.2022) вводит ограничения допуска на закупку импортных одноразовых медизделий не только из ПВХ.

2. Национальный режим в госзакупках по закону №223-ФЗ

С 1 января 2017 года вступило в силу Постановление от 16.09.2016 №925²², которое устанавливает в госзакупках приоритет товаров отечественного происхождения по отношению к иностранным при проведении закупочных процедур, за исключением закупки у единственного поставщика, с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Главное отличие приоритета, установленного для закупок, проводимых отдельными юридическими лицами, в том, что национальный режим закона №44-ФЗ устанавливает как запреты и ограничения по закупкам, так и условия допуска. А нормы закона №223-ФЗ лишь отражаются на критериях оценки или цене договора. Заявки с предложением иностранного товара не отклоняются. К примеру, при проведении аукциона цена договора при определенных условиях будет снижена на 15% при его заключении с участником госзакупки, который предлагает иностранный товар.

Тесты для самопроверки по разделу 5

1. Выберите один или несколько правильных ответов.

При формировании плана-графика обоснованию подлежат:

а) НМЦК или цена контракта в случае закупки у единственного поставщика

б) способ определения поставщика

в) дополнительные требования к участникам закупки

2. Выберите один правильный ответ:

«Для публикации в Единой информационной системе (ЕИС) документов планирования отводится _____ с даты их утверждения».

а) 3 рабочих дня

б) 5 рабочих дней

в) одна неделя

г) 10 дней

3. Выберите один правильный ответ:

«План-график – _____».

а) основополагающий документ для осуществления закупочной деятельности, который включает в себя информацию, которая обосновывает потребность в товарах, работах или услугах и срок их приобретения.

б) структурированный перечень товаров, работ и услуг, который является основанием для заказов по закону №44-ФЗ

в) документ, содержащий требования заказчика к объекту закупки (товарам, работам, услугам), к участникам закупки, определяющие условия и порядок проведения закупки для обеспечения государственных или муниципальных нужд, в соответствии с которым осуществляются поставка товара, выполнение работ, оказание услуг и их приемка

4. Выберите один правильный ответ:

«Нормирование в сфере закупок позволяет _____».

а) защитить внутренний рынок РФ и поспособствовать развитию отечественной экономики

б) исключить закупку товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши

в) предоставить при осуществлении закупок преимущества отдельным категориям лиц

5. Выберите один правильный ответ:

«Определение НМЦК ______ заключается в установлении начальной (максимальной) цены контракта на основании информации о рыночных ценах идентичной продукции, планируемой к закупкам, или при ее отсутствии однородных товаров, работ, услуг».

а) методом сопоставимых рыночных цен

б) нормативным методом

в) проектно-сметным методом

г) тарифным методом

6. Восстановите правильную последовательность.

Порядок размещения плана-графика в ЕИС:

а) Авторизоваться на официальном сайте в личном кабинете

б) Добавить сопроводительные документы

в) Заполнить все необходимые позиции

г) Проверить информацию, подписать ЭЦП и отправить на финансовый контроль

д) Сформировать регистр

7. Верны ли утверждения?

«1. Унитарные предприятия не отправляют планы-графики на контроль.

2. Все опубликованные плановые документы организаций доступны в разделе «Планирование» ЕИС».

а) 1 – да, 2 – да

б) 1 – нет, 2 – да

в) 1 – да, 2 – нет

г) 1 – нет, 2 – нет

8. Верны ли утверждения?

«1. При создании плана-графика заказчик не вправе использовать буквы латинского алфавита.

2. Муниципальные заказчики, не являющиеся муниципальными органами, документы о нормировании закупок не разрабатывают».

а) 1 – да, 2 – да

б) 1 – нет, 2 – да

в) 1 – да, 2 – нет

г) 1 – нет, 2 – нет

9. Верны ли утверждения?

«1. Разрабатывая ведомственный перечень закупаемых товаров, работ и услуг, необходимо учитывать положения Общего перечня, утвержденного правительством.

2. Если на федеральном уровне установлена предельная цена на тот или иной товар, предельная цена на тот же товар в ведомственном перечне допускается меньше, но не больше».

а) 1 – да, 2 – да

б) 1 – нет, 2 – да

в) 1 – да, 2 – нет

г) 1 – нет, 2 – нет

10. Выберите один или несколько правильных ответов.

Национальный режим при осуществлении закупок по закону №44-ФЗ предусматривает:

а) запреты на поставку определенных товаров

б) ограничения на поставку определенных товаров

в) условия допуска определенных товаров

г) преференции отдельным поставщикам

РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК

Тема 14. Способы закупки в контрактной системе

Вопросы:

Классификация способов закупки, применяемых по закону №44-ФЗ

Определение поставщика путем применения открытых конкурентных способов

Определение поставщика путем применения закрытых конкурентных способов

Осуществление закупки у единственного поставщика

1. Классификация способов закупки, применяемых по закону №44-ФЗ

Выбор способа закупки осуществляется заказчиком самостоятельно в соответствии с требованиями закона №44-ФЗ на основании следующих критериев:

1) предмет и условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки;

2) начальная (максимальная) цена контракта;

3) критерии определения победителя;

4) требуемый срок удовлетворения потребности в объекте закупки.

Закон №44-ФЗ предусматривает два вида конкурентных способов определения поставщиков: открытые и закрытые. К открытым способам определения поставщиков относятся: открытый конкурс в электронной форме (далее – электронный конкурс); открытый аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион); запрос котировок; закупка у единственного поставщика.

Под закрытыми способами определения поставщиков понимаются закрытый конкурс, закрытый конкурс в электронной форме (далее – закрытый электронный конкурс), закрытый аукцион, закрытый аукцион в электронной форме (далее – закрытый электронный аукцион). Закрытые способы определения применяются только в случаях:

1) закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную тайну;

2) закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в документации о закупке или в проекте контракта;

3) закупок услуг по страхованию, транспортировке, охране:

а) ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ;

б) музейных предметов и музейных коллекций;

4) закупок услуг для обеспечения деятельности органов принудительного исполнения РФ по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, текущему ремонту зданий и сооружений, по уборке таких зданий и сооружений, прилегающих к ним территорий, по перевозкам грузов, пассажиров и багажа;

5) закупок товаров, работ, услуг федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности РФ, в сфере деятельности войск национальной гвардии РФ, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями;

6) закупок на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, утилизацию вооружения, военной и специальной техники;

7) закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, по созданию космических материалов и космических технологий, по созданию, модернизации, поставке, ремонту, сервисному обслуживанию, использованию, утилизации космической техники, по разработке, производству и поставке объектов космической инфраструктуры.

2. Определение поставщика путем применения открытых конкурентных способов

Определение поставщика путем применения открытых конкурентных способов описано в статьях 48—52 закона №44-ФЗ:

– ст. 48 «Порядок проведения электронного конкурса». Конкурс – способ определения поставщика, при котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта. Победителем конкурса признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

– ст. 49 «Проведение электронного аукциона». Аукцион – способ определения поставщика, при котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта. Победителем аукциона признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, и который предложил по результатам проведения процедуры подачи предложений о цене контракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен таких единиц либо наиболее высокий размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта.

– ст. 50 «Проведение электронного запроса котировок». Запрос котировок – способ определения поставщика, при котором информация о потребностях заказчика в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта.

По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем определения поставщика не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика, после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, если таковое установлено в извещении об осуществлении закупки. Порядок заключения контракта по результатам электронной процедуры описан в ст. 51 закона №44-ФЗ. Обязательные положения контракта и особенности его исполнения будут рассмотрены ниже.

Открытый конкурентный способ признается несостоявшимся в следующих случаях:

1) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке;

2) по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка на участие в закупке соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;

3) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке;

4) по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке комиссия по осуществлению закупок отклонила все такие заявки;

5) все участники закупки, не отозвавшие в соответствии с законом заявку на участие в закупке, признаны уклонившимися от заключения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом;

6) заказчик в соответствии с ч. 9, 10 ст. 31 закона №44-ФЗ отказался от заключения контракта с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, которая является единственной, либо с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, признанную единственной соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

В случаях, предусмотренных пп. 3 – 6, заказчик вправе осуществить новую закупку либо осуществить закупку у единственного поставщика.

3. Определение поставщика путем применения закрытых конкурентных способов

Определение поставщика путем применения закрытых конкурентных способов регламентируется ст. 72—77 закона №44-ФЗ:

– статья 72. Применение закрытых конкурентных способов;

– статья 73. Проведение закрытого конкурса;

– статья 74. Проведение закрытого аукциона;

– статья 75. Проведение закрытого электронного конкурса;

– статья 76. Проведение закрытого электронного аукциона;

– статья 77. Признание закрытого конкурентного способа несостоявшимся. Последствия такого признания.

При применении закрытых конкурентных способов:

1) заказчиком разрабатывается и утверждается документация о закупке, которая должна содержать:

а) информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 – 13 и 15 – 23 части 1 и подпунктами 1 – 6 части 2 статьи 42 закона №44-ФЗ;

б) информацию о месте и порядке подачи заявки на участие в закупке, форму такой заявки;

в) информацию о времени проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги в случае проведения закрытого аукциона;

г) информацию о сроке, в течение которого победитель определения поставщика или иной участник закупки должен подписать контракт;

д) порядок направления участником закупки отзыва поданной им заявки на участие в закупке, изменения поданной им заявки на участие в закупке, а также порядок возврата заявки на участие в закупке. Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в документацию о закупке в случае проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона;

2) приглашение, документация о закупке, изменения, внесенные в документацию о закупке, разъяснения положений документации о закупке, проект контракта, протоколы, составленные (сформированные) при осуществлении закупки, не подлежат размещению на официальном сайте, опубликованию в средствах массовой информации;

3) не допускается предоставлять документацию о закупке, изменения, внесенные в документацию о закупке, направлять запросы об ознакомлении с документацией о закупке, запросы о предоставлении документации о закупке, запросы о даче разъяснений положений документации о закупке, предоставлять такие разъяснения в форме электронных документов (за исключением проведения закрытых электронных процедур);

4) не допускается осуществлять аудио- и видеозапись;

5) при заключении контракта использование ЕИС, размещение информации и документов в ЕИС и на специализированной электронной площадке не осуществляются.

Закрытый конкурентный способ признается несостоявшимся в случаях:

1) в тех же, что и при открытых закупочных процедурах;

2) если по окончании срока для подачи запросов о предоставлении документации о закупке не подано ни одного такого запроса;

3) если комиссия по осуществлению закупок приняла решение об отказе в предоставлении документации о закупке всем участникам закупки, направившим запросы о предоставлении документации о закупке.

4. Осуществление закупки у единственного поставщика

Под закупкой у единственного поставщика понимается предложение заказчика о заключении контракта о приобретении товаров, работ или услуг за бюджетные средства, адресованное конкретному физическому или юридическому лицу.

Иными словами, закупая товары, работы, услуги таким способом, заказчик, в отличие от проведения закупки конкурентными способами, не должен осуществлять формальную процедуру выбора конкретного подрядчика, поставщика, исполнителя из нескольких полученных предложений, то есть, по сути, отсутствует процесс определения победителя.

Негативные для заказчика стороны заключения контракта с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем, в частности, следующие:

– ввиду отсутствия фактора конкуренции у заказчика – минимальные возможности для снижения цены контракта и обеспечения наиболее выгодных условий его исполнения;

– значительная степень риска возможных проверок со стороны контролирующих органов, что косвенно обусловлено предоставляемыми данным способом закупки возможностями для злоупотребления, например вариант сговора с контрагентом по определенным позициям.

Всего законом №44-ФЗ (статья 93) предусмотрено 45 оснований для проведения закупки у единственного поставщика. При осуществлении закупки у единственного в случаях, предусмотренных пунктами 1—3, 6—8, 11—14, 16—19 части 1 статьи 93, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее, чем за 5 дней до даты заключения контракта. В случае осуществления закупки у единственного поставщика для заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика, а также цену контракта и иные существенные условия контракта. При осуществлении закупки у единственного поставщика контракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта.

Информацию об изменениях законодательства и новых случаях закупок у единственного поставщика по закону №44-ФЗ см. в конце учебного пособия в перечне изменений законодательства на 2022 год. В частности, Федеральным законом от 08.03.2022 №46 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №46-ФЗ) установлены новые случаи осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее – единственный поставщик) в соответствии с Законом №44-ФЗ:

– осуществление закупки лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов, произведенных единственным производителем на территории Российской Федерации или территориях иностранных государств, не вводивших в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера. При этом годовой объем таких закупок не должен превышать 50 млн. рублей в отношении лекарственных препаратов и расходных материалов, и 250 млн. рублей в отношении медицинских изделий (пункт 5.1 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ);

– осуществление закупки Фондом социального страхования Российской Федерации технических средств реабилитации и услуг, произведенных (оказанных) на территории Российской Федерации или территориях иностранных государств, не вводивших в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера (пункт 5.2 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ);

– заключение контракта на поставку лекарственных препаратов или медицинских изделий, которые не имеют российских аналогов и производство которых осуществляется единственным производителем, происходящим из иностранного государства, не вводившего в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, с поставщиком, включенным в реестр единственных поставщиков таких лекарственных препаратов и медицинских изделий (пункт 28.1 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Вопрос написан на основе фрагментов статьи Задорожнева Анастасия. Инструкция по размещению в ЕИС плана-графика по 44-ФЗ // Сайт «Даешь госзаказ!».. Полную версию читайте по ссылке URL: https://gozakaz.ru/instruktsiya-po-razmeshcheniyu-v-yeis-plan-grafika-po-44-fz/

Вернуться

2

Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 N 1279 (ред. от 01.12.2021) «О планах-графиках закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“, об особенностях включения информации в такие планы-графики и планирования закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного государства, а также о требованиях к форме планов-графиков закупок») URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=403197#DeKWC2TbFmCf10R9

Вернуться

3

Источник: Задорожнева Анастасия. Инструкция по размещению в ЕИС плана-графика по 44-ФЗ // Сайт «Даешь госзаказ!». URL: https://gozakaz.ru/instruktsiya-po-razmeshcheniyu-v-yeis-plan-grafika-po-44-fz/

Вернуться

4

Постановление Правительства РФ от 6 августа 2020 г. N 1193 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“, и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». URL: https://base.garant.ru/74503725/

Вернуться

5

Вопрос написан с использованием фрагментов статьи Гольцова Полина. Что такое нормирование по 44-ФЗ и как с ним работать // Сайт «Даешь госзаказ!». Полную версию читайте по электронной ссылке URL: https://gozakaz.ru/chto-takoe-normirovanie-po-44-fz-i-kak-s-nim-rabotat/

Вернуться

6

Вопрос написан с использованием фрагментов статьи Гольцова Полина. Что такое нормирование по 44-ФЗ и как с ним работать // Сайт «Даешь госзаказ!». Полную версию читайте по электронной ссылке URL: https://gozakaz.ru/chto-takoe-normirovanie-po-44-fz-i-kak-s-nim-rabotat/

Вернуться

7

Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2015 г. №926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (с изменениями и дополнениями). URL: http://base.garant.ru/71178474/

Вернуться

8

Постановление Правительства РФ от 13 октября 2014 г. №1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов» (с изменениями и дополнениями). URL: http://base.garant.ru/70764870/

Вернуться

9

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2015 г. №476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (с изменениями и дополнениями). URL: http://base.garant.ru/71033498/

Вернуться

10

Источник: Гольцова Полина. Что такое нормирование по 44-ФЗ и как с ним работать // Сайт «Даешь госзаказ!». URL: https://gozakaz.ru/chto-takoe-normirovanie-po-44-fz-i-kak-s-nim-rabotat/

Вернуться

11

Источник: Гольцова Полина. Что такое нормирование по 44-ФЗ и как с ним работать // Сайт «Даешь госзаказ!». URL: https://gozakaz.ru/chto-takoe-normirovanie-po-44-fz-i-kak-s-nim-rabotat/

Вернуться

12

Вопрос написан с использованием фрагментов статьи: Юдина Ольга. Как обосновывать закупки в план-графике на 2020 год // Портал Госконтракт. URL: https://goscontract.info/podgotovka-k-tenderu/obosnovaniye-plana-zakupok-i-plana-grafika

Вернуться

13

Письмо Министерства экономического развития РФ от 26 октября 2016 г. № Д28и-2944 «О разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ». URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71442336/

Вернуться

14

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/

Вернуться

15

Фрагмент статьи с портала Госконтракт. Полную версию читайте: https://goscontract.info/podgotovka-k-tenderu/obosnovaniye-plana-zakupok-i-plana-grafika

Вернуться

16

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). URL: http://base.garant.ru/12125267/

Вернуться

17

Приказ Минэкономразвития России №567 от 02.10.2013 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». URL: http://docs.cntd.ru/document/499052306

Вернуться

18

Вопрос написан с использованием фрагментов статьи: Черданцева Татьяна. Как работает национальный режим в сфере закупок в 2022 году // Портал Госконтракт. URL: https://goscontract.info/tender/natsionalny-rezhim-v-sfere-zakupok

Вернуться

19

Написано на основе фрагментов статьи с портала Госконтракт. Полную версию читайте: https://goscontract.info/tender/natsionalny-rezhim-v-sfere-zakupok

Вернуться

20

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями). URL: http://base.garant.ru/71252170/ Дата обращения: 06.04.2018.

Вернуться

21

Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. №1296 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. №583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики» (с изменениями и дополнениями). URL: http://base.garant.ru/71264134/Дата обращения: 06.04.2018.

Вернуться

22

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71392106/ Дата обращения: 06.04.2018.

Вернуться